# [AI对接] 项目状态与下一步指南

> **更新时间：** 2025-11-12 18:00  
> **当前阶段：** Week 1 完成（79%），Week 2 Day 6 完成（33%）  
> **总体进度：** 13/25 任务完成（52%）  
> **下一步：** Week 2 Day 7 - 完善模块注册机制

---

## 📋 项目概况（5分钟了解）

### 项目名称
**AI临床研究平台** - 覆盖医学科研全流程的智能化平台

### 核心目标
打造8个业务模块，优先开发3个核心模块：
1. **ASL** - AI智能文献（Week 3-4开发，最高优先级）
2. **AIA** - AI智能问答（已有技术验证代码，后续重写）
3. **PKB** - 个人知识库（已有技术验证代码，后续重写）

### 技术栈

**后端：**
- Node.js + Fastify + TypeScript
- PostgreSQL 15+ (10个Schema隔离)
- Prisma ORM (多Schema支持)
- 4个LLM：DeepSeek-V3、GPT-5-Pro、Claude-4.5、Qwen-Max

**前端：**
- **Frontend-v2**（新架构，2025-11-12创建）⭐
  - React 19 + TypeScript + Vite
  - Ant Design 5 + Tailwind CSS 3
  - 模块化架构（6个业务模块）
  - 顶部导航布局
- Frontend（旧代码，保留作为参考，不再开发）

**数据库：**
- PostgreSQL 15+
- 10个Schema隔离（3个详细+7个空）
- 11个表已迁移完成

---

## 🎯 当前架构状态

### 数据库架构 ✅ 已完成

**10个Schema（3详细+7空）：**

| Schema | 状态 | 表数量 | 说明 |
|--------|------|--------|------|
| platform_schema | ✅ 详细 | 1 | 用户管理 |
| aia_schema | ✅ 详细 | 5 | AI智能问答（已迁移） |
| pkb_schema | ✅ 详细 | 5 | 个人知识库（已迁移） |
| asl_schema | 📋 空 | 0 | AI智能文献（Week 3设计） |
| common_schema | 📋 空 | 0 | 通用能力层 |
| dc_schema | 📋 空 | 0 | 数据清洗 |
| rvw_schema | 📋 空 | 0 | 审稿系统 |
| admin_schema | 📋 空 | 0 | 运营管理 |
| ssa_schema | 📋 空 | 0 | 智能统计分析 |
| st_schema | 📋 空 | 0 | 统计分析工具 |

**Schema迁移：** ✅ 100%成功，Prisma已配置，现有功能正常运行

---

### 前端架构 ✅ 框架完成

**Frontend-v2项目结构：**

```
frontend-v2/
├── src/
│   ├── framework/          # ✅ 框架层
│   │   ├── layout/         # 顶部导航+主布局
│   │   └── modules/        # 模块注册中心
│   │
│   ├── modules/            # 📦 6个业务模块
│   │   ├── aia/            # AI问答（占位）
│   │   ├── asl/            # AI智能文献（Week 3开发）
│   │   ├── pkb/            # 知识库（占位）
│   │   ├── dc/             # 数据清洗（占位）
│   │   ├── ssa/            # 智能统计分析（外部集成）
│   │   └── st/             # 统计分析工具（外部集成）
│   │
│   ├── shared/             # 共享资源
│   ├── pages/              # 首页
│   └── App.tsx
│
└── 配置文件 ✅
```

**访问地址：** http://localhost:3000

---

### 后端架构 ⏳ 待分层

**当前状态：** 代码平铺，功能正常
**计划：** Week 2 Day 8-9 进行轻度分层重构

```
backend/
└── src/
    ├── platform/     # 📋 待创建：认证、用户管理
    ├── common/       # 📋 待创建：中间件、工具函数
    └── modules/      # 📋 待创建：aia/pkb/asl等模块
```

---

## ✅ 已完成工作（Week 1 + Week 2 Day 6）

### Week 1：数据库Schema隔离 ✅

| 任务 | 状态 | 交付物 |
|------|------|--------|
| Schema架构设计 | ✅ | `09-架构实施/01-Schema隔离架构设计（10个）.md` |
| SQL迁移脚本编写 | ✅ | 5个SQL脚本（001-005） |
| 执行Schema迁移 | ✅ | 10个Schema创建，11个表迁移 |
| Prisma多Schema配置 | ✅ | `backend/prisma/schema.prisma`已更新 |
| 功能验证 | ✅ | 所有API正常工作，无需修改代码 |
| AIA数据库文档 | ✅ | `03-业务模块/AIA-AI智能问答/02-技术设计/01-数据库设计.md` |
| PKB数据库文档 | ✅ | `03-业务模块/PKB-个人知识库/02-技术设计/01-数据库设计.md` |

**核心发现：** Prisma自动处理Schema路由，代码无需修改！🎉

---

### Week 2 Day 6：前端架构 ✅

| 任务 | 状态 | 交付物 |
|------|------|--------|
| 前端架构设计 | ✅ | `00-系统总体设计/前后端模块化架构设计-V2.md`（867行） |
| Frontend-v2创建 | ✅ | 全新项目，模块化架构 |
| 顶部导航实现 | ✅ | 6个模块导航 |
| 模块注册系统 | ✅ | moduleRegistry.ts |
| 6个模块占位 | ✅ | 所有模块目录和组件 |
| 首页和路由 | ✅ | HomePage + 动态路由 |

---

## 🚀 下一步工作（明确且具体）

### 立即开始（Week 2 Day 7）

**任务17：实现模块注册机制** ⏰ 半天
- [ ] 完善权限控制逻辑
- [ ] 实现错误边界
- [ ] 优化模块加载机制

**任务18：整合和测试** ⏰ 半天
- [ ] 测试所有导航功能
- [ ] 优化UI细节
- [ ] 添加面包屑导航（可选）

---

### 后续计划（Week 2-4）

**Week 2 Day 8-9：后端代码分层** ⏰ 1-2天
- [ ] 创建 platform/common/modules 三层目录
- [ ] 迁移现有代码
- [ ] 统一错误处理和日志

**Week 3-4：ASL模块开发** ⏰ 2周（最重要！）
- [ ] Day 1上午：4个LLM集成测试
- [ ] Day 1下午：ASL数据库设计（asl_schema）
- [ ] Day 2：ASL API + 前端页面设计
- [ ] Day 3-5 + Week 4：ASL核心功能开发
  - 文献项目管理
  - 文献导入（CSV）
  - **4模型智能筛选**（DeepSeek + GPT-5 + Claude-4.5 + Qwen）
  - 筛选结果管理

---

## 📚 必读核心文档（5个）

### 1. 项目计划 ⭐⭐⭐
**`docs/08-项目管理/下一阶段行动计划-V2.2-完整版.md`**
- 完整的4周开发计划
- 25项详细任务清单
- 实时进度追踪

### 2. 架构设计 ⭐⭐⭐
**`docs/00-系统总体设计/前后端模块化架构设计-V2.md`**
- 前后端完整目录结构
- 模块化设计规范
- 开发流程和规范

### 3. Schema设计 ⭐⭐
**`docs/09-架构实施/01-Schema隔离架构设计（10个）.md`**
- 10个Schema详细设计
- SQL建表语句
- 迁移策略

### 4. 数据库文档 ⭐
**AIA数据库：** `docs/03-业务模块/AIA-AI智能问答/02-技术设计/01-数据库设计.md`
**PKB数据库：** `docs/03-业务模块/PKB-个人知识库/02-技术设计/01-数据库设计.md`

### 5. LLM配置 ⭐
**`docs/02-通用能力层/01-LLM大模型网关/03-CloseAI集成指南.md`**
- 4个LLM配置（DeepSeek/GPT-5/Claude-4.5/Qwen）
- CloseAI API Key：`sk-cu0iepbXYGGx2jc7BqP6ogtSWmP6fk918qV3RUdtGC3Edlpo`
- 双模型筛选策略

---

## 🔑 关键技术信息

### 数据库连接
```
DATABASE_URL=postgresql://postgres:postgres@localhost:5432/ai_clinical_research
```

### API端口
- 后端：http://localhost:3001
- 前端（新）：http://localhost:3000
- 前端（旧）：不再使用

### CloseAI配置
```env
# OpenAI (GPT-5-Pro)
CLOSEAI_API_KEY=sk-cu0iepbXYGGx2jc7BqP6ogtSWmP6fk918qV3RUdtGC3Edlpo
CLOSEAI_OPENAI_BASE_URL=https://api.openai-proxy.org/v1

# Claude (Claude-4.5-Sonnet)
CLOSEAI_CLAUDE_BASE_URL=https://api.openai-proxy.org/anthropic
```

**可用模型：**
- OpenAI: `gpt-5-pro`
- Claude: `claude-sonnet-4-5-20250929`

---

## 💡 重要决策和发现

### 决策1：前端架构调整（V2.2版核心）
**决策：** 前端统一架构提前到Week 2，LLM网关推迟到Week 5
**原因：** 避免ASL开发后返工，前端架构是真正的瓶颈

### 决策2：创建Frontend-v2，不修改旧代码
**决策：** 全新创建frontend-v2项目，保留旧frontend作为参考
**原因：** 彻底的架构改造，互不干扰，降低风险

### 决策3：后端代码轻度分层
**决策：** platform/common/modules三层架构
**时机：** Week 2 Day 8-9，不急于Week 1

### 发现1：Prisma自动处理Schema路由 🎉
**发现：** Schema迁移后，代码无需修改，Prisma自动路由到正确Schema
**影响：** 节省了任务11（代码适配）的3-4小时

### 发现2：10个Schema一次性完成更高效
**决策：** 3个详细迁移 + 7个空Schema（只CREATE SCHEMA）
**原因：** 额外成本仅6小时，架构一次到位，避免二次迁移

---

## 📊 项目文件位置导航

### 核心规划文档
```
docs/
├── 08-项目管理/
│   └── 下一阶段行动计划-V2.2-完整版.md    ⭐⭐⭐ 必读！
│
└── 00-系统总体设计/
    └── 前后端模块化架构设计-V2.md        ⭐⭐⭐ 必读！
```

### 数据库相关
```
docs/
├── 09-架构实施/
│   ├── 01-Schema隔离架构设计（10个）.md  ⭐⭐ 详细设计
│   ├── 02-数据库连接配置.md              ⭐ 连接信息
│   ├── Schema迁移完成报告.md              ✅ 已完成
│   ├── Prisma配置完成报告.md              ✅ 已完成
│   └── migration-scripts/                ✅ 5个SQL脚本
│
└── 03-业务模块/
    ├── AIA-AI智能问答/02-技术设计/
    │   └── 01-数据库设计.md                ✅ 5个表
    └── PKB-个人知识库/02-技术设计/
        └── 01-数据库设计.md                ✅ 5个表
```

### 前端架构
```
docs/
└── 01-平台基础层/06-前端架构/
    ├── 01-前端总体架构设计.md             ⭐⭐ 理论设计
    └── 02-导航结构设计.md                 ⭐⭐ 导航规范
```

### LLM配置
```
docs/
├── 02-通用能力层/01-LLM大模型网关/
│   └── 03-CloseAI集成指南.md             ⭐⭐⭐ 4个LLM
│
└── 07-运维文档/
    ├── 01-环境配置指南.md                 ⭐ 所有配置
    └── 02-环境变量配置模板.md             ⭐ .env模板
```

---

## 🔄 快速上手流程

### 对于新的AI对话

**第1步（5分钟）：** 阅读本文档
- 了解项目概况
- 了解当前进度
- 了解下一步任务

**第2步（10分钟）：** 阅读核心文档
- `下一阶段行动计划-V2.2-完整版.md`（了解整体计划）
- `前后端模块化架构设计-V2.md`（了解架构设计）

**第3步（按需）：** 阅读专项文档
- 如果要开发数据库：读Schema设计文档
- 如果要开发前端：读前端架构文档
- 如果要集成LLM：读CloseAI集成指南

---

## 📋 待办事项（To Do List）

### 优先级 P0（必须完成）

**Week 2 剩余任务：**
- [ ] **任务17**：完善模块注册机制（权限控制）
- [ ] **任务18**：整合测试
- [ ] **任务19**：后端代码分层（可选）
- [ ] **任务20**：Week 2验收

**Week 3-4 核心任务：**
- [ ] **任务21**：4个LLM集成测试
- [ ] **任务22**：ASL数据库设计（asl_schema）
- [ ] **任务23**：ASL API设计
- [ ] **任务24**：ASL前端页面设计
- [ ] **任务25**：ASL核心功能开发（2周，最重要！）

### 延后任务

- ⏸️ **任务12**：补充API设计文档（边开发边完善）
- ⏸️ **任务13**：Week 1总结验收（可与Week 2一起）

---

## 🎯 关键里程碑

### 已达成 ✅

- ✅ **2025-11-12**：10个Schema隔离完成
- ✅ **2025-11-12**：Prisma多Schema配置完成
- ✅ **2025-11-12**：Frontend-v2项目创建完成
- ✅ **2025-11-12**：前端顶部导航和模块注册系统完成

### 即将达成 🎯

- 🎯 **2025-11-14**：Week 2完成（前端架构+后端分层）
- 🎯 **2025-11-21**：开始ASL模块开发
- 🎯 **2025-12-04**：ASL Phase 1完成（文献筛选功能）

---

## ⚠️ 注意事项

### 1. 前端项目有两个
- **frontend/** - 旧的，保留作为参考，**不再开发**
- **frontend-v2/** - 新的，**主力开发** ⭐

### 2. Schema迁移后
- ✅ 数据已100%迁移到新Schema
- ✅ public schema中的原始表仍保留（作为备份）
- ✅ Prisma已配置，代码自动工作
- ⚠️ 清理public表：等Week 2完成后再决定

### 3. LLM网关
- 现状：各模块直接调用LLM（DeepSeek、CloseAI）
- 计划：Week 5统一抽取LLM网关
- 原因：先有实践再抽象，避免过度设计

### 4. 模块开发优先级
1. **ASL**（AI智能文献）- Week 3-4，最高优先级
2. **AIA**（AI智能问答）- Week 5+，后续重写
3. **PKB**（个人知识库）- Week 5+，后续重写
4. 其他模块：按需开发

---

## 🔧 常见问题速查

### Q1: 如何启动项目？

**后端：**
```bash
cd backend
npm run dev  # 端口 3001
```

**前端（新）：**
```bash
cd frontend-v2
npm run dev  # 端口 3000
```

### Q2: 数据库如何连接？

**连接信息：**
- 主机：localhost:5432
- 数据库：ai_clinical_research
- 用户：postgres
- 密码：postgres

**验证连接：**
```bash
cd backend
npx prisma migrate status
```

### Q3: 如何添加新模块？

1. 创建 `frontend-v2/src/modules/[模块名]/index.tsx`
2. 在 `moduleRegistry.ts` 中注册模块
3. 创建后端 `backend/src/modules/[模块名]/` 目录
4. 设计数据库表（在对应的Schema中）

### Q4: 如何使用CloseAI调用LLM？

参考：`docs/02-通用能力层/01-LLM大模型网关/03-CloseAI集成指南.md`

**快速示例：**
```typescript
import OpenAI from 'openai'

// GPT-5
const gpt5 = new OpenAI({
  apiKey: 'sk-cu0iepbXYGGx2jc7BqP6ogtSWmP6fk918qV3RUdtGC3Edlpo',
  baseURL: 'https://api.openai-proxy.org/v1',
})

// Claude-4.5
const claude = new OpenAI({
  apiKey: 'sk-cu0iepbXYGGx2jc7BqP6ogtSWmP6fk918qV3RUdtGC3Edlpo',
  baseURL: 'https://api.openai-proxy.org/anthropic',
})
```

---

## 📈 进度统计

### 总体进度
- **总任务：** 25项
- **已完成：** 13项（52%）
- **进行中：** 0项
- **待完成：** 11项
- **已取消：** 1项（代码适配，Prisma自动处理）

### 时间统计
- **Week 1用时：** 约5小时（原计划2天）
- **Week 2 Day 6用时：** 约3小时（原计划半天）
- **提前完成：** 节省了约2天时间 🎉

---

## 🎉 技术亮点

1. ✅ **10个Schema一次性完成** - 3详细+7空，架构预留
2. ✅ **Prisma自动路由** - 无需修改代码
3. ✅ **模块化架构** - 前后端完全独立的模块设计
4. ✅ **4个LLM就绪** - DeepSeek、GPT-5、Claude-4.5、Qwen
5. ✅ **Frontend-v2** - 全新前端架构，顶部导航+模块注册
6. ✅ **Just-in-time设计** - 聚焦当前，架构预留，避免过度设计

---

## 💬 给下一个AI的建议

### 理解项目的最快路径

1. **先读本文档**（5分钟） - 了解全貌
2. **再读V2.2计划**（15分钟）- 了解具体任务
3. **边做边查专项文档**（按需）- 深入细节

### 继续开发的注意事项

1. **前端开发**：在 `frontend-v2/` 中进行，不要改 `frontend/`
2. **后端开发**：当前代码可用，Week 2 Day 8-9再分层
3. **数据库**：新表创建在对应的Schema中（如asl_schema）
4. **LLM调用**：直接使用CloseAI，Week 5再统一网关
5. **文档同步**：开发新功能时同步更新文档

### 常用命令

```bash
# 前端开发
cd frontend-v2
npm run dev

# 后端开发
cd backend
npm run dev

# 数据库
cd backend
npx prisma studio        # 可视化数据库
npx prisma migrate status  # 查看迁移状态
npx prisma generate      # 生成Prisma Client
```

---

## 🗂️ 文档体系结构

```
docs/
├── [AI对接] 项目状态与下一步指南.md     ⭐⭐⭐ 本文档（新AI必读）
│
├── 00-系统总体设计/                     # 架构级文档
│   ├── 前后端模块化架构设计-V2.md        ⭐⭐⭐ 架构总纲
│   └── 01-系统架构分层设计.md
│
├── 01-平台基础层/                      # 前端架构
│   └── 06-前端架构/
│       ├── 01-前端总体架构设计.md        ⭐⭐ 理论设计
│       └── 02-导航结构设计.md
│
├── 02-通用能力层/                      # LLM等能力
│   └── 01-LLM大模型网关/
│       └── 03-CloseAI集成指南.md        ⭐⭐⭐ LLM配置
│
├── 03-业务模块/                        # 各模块设计
│   ├── AIA-AI智能问答/
│   ├── ASL-AI智能文献/
│   └── PKB-个人知识库/
│
├── 07-运维文档/                        # 环境配置
│   ├── 01-环境配置指南.md               ⭐ 所有配置
│   └── 02-环境变量配置模板.md
│
├── 08-项目管理/                        # 计划和进度
│   ├── 下一阶段行动计划-V2.2-完整版.md   ⭐⭐⭐ 主计划
│   └── V2.2版本变化说明.md
│
└── 09-架构实施/                        # 实施记录
    ├── 01-Schema隔离架构设计（10个）.md  ⭐⭐ SQL设计
    ├── Schema迁移完成报告.md             ✅ 已完成
    ├── Prisma配置完成报告.md             ✅ 已完成
    ├── Frontend-v2创建完成报告.md        ✅ 已完成
    └── 模块配置更新报告.md               ✅ 已完成
```

---

## 🚀 如何开始下一步工作

### 场景1：继续Week 2 Day 7

**目标：** 完善模块注册机制

**操作：**
1. 打开 `frontend-v2/src/framework/modules/`
2. 实现权限控制逻辑
3. 添加错误边界
4. 测试模块加载

**参考：** 
- `docs/08-项目管理/下一阶段行动计划-V2.2-完整版.md`（任务17-18）
- `docs/00-系统总体设计/前后端模块化架构设计-V2.md`（权限控制章节）

---

### 场景2：开始Week 3 ASL开发

**前置条件：**
- Week 2 完成（或基本完成）

**第一步：4个LLM集成测试**
1. 阅读 `docs/02-通用能力层/01-LLM大模型网关/03-CloseAI集成指南.md`
2. 测试 DeepSeek、GPT-5、Claude-4.5、Qwen连接
3. 编写统一调用服务

**第二步：ASL数据库设计**
1. 参考 AIA/PKB 数据库设计文档
2. 设计 asl_schema 的3个表：
   - literature_projects（文献项目）
   - pico_configs（PICO配置）
   - literature_items（文献条目，含4个模型结果字段）
3. 编写SQL建表语句

**第三步：ASL API和前端设计**
1. 设计API接口
2. 在 `frontend-v2/src/modules/asl/` 下设计页面结构
3. 自动接入统一导航

**参考：**
- `docs/03-业务模块/ASL-AI智能文献/01-需求分析/`
- `docs/08-项目管理/下一阶段行动计划-V2.2-完整版.md`（Week 3任务）

---

### 场景3：后端代码分层

**时机：** Week 2 Day 8-9

**操作：**
1. 创建 `backend/src/platform/`
2. 创建 `backend/src/common/`
3. 创建 `backend/src/modules/`
4. 迁移现有代码

**参考：**
- `docs/00-系统总体设计/前后端模块化架构设计-V2.md`（后端架构章节）

---

## 📝 开发规范速查

### 命名规范

**前端：**
- 组件：PascalCase（`ProjectList.tsx`）
- Hooks：camelCase + use前缀（`useProject.ts`）
- 工具：camelCase（`formatDate.ts`）

**后端：**
- Controller：camelCase + Controller后缀（`projectController.ts`）
- Service：camelCase + Service后缀（`projectService.ts`）
- Routes：`index.ts`

### API设计规范

```
GET    /api/v1/[module]/resources       # 列表
GET    /api/v1/[module]/resources/:id   # 详情
POST   /api/v1/[module]/resources       # 创建
PUT    /api/v1/[module]/resources/:id   # 更新
DELETE /api/v1/[module]/resources/:id   # 删除
```

---

## 🌟 成功经验总结

### 架构设计经验

1. ✅ **架构先行** - 花时间在设计上，后续开发事半功倍
2. ✅ **Just-in-time** - 聚焦当前，架构预留，避免过度设计
3. ✅ **渐进式改造** - 新旧并存，降低风险
4. ✅ **完整文档** - 详细记录决策和实施过程

### 技术经验

1. ✅ **Prisma多Schema** - 自动路由，代码无需修改
2. ✅ **模块化架构** - 前后端独立模块，易于扩展
3. ✅ **配置文件格式** - 注意ES Module vs CommonJS
4. ✅ **LLM集成** - CloseAI提供稳定的GPT-5和Claude-4.5访问

---

**最后更新：** 2025-11-12 18:00  
**下次更新：** Week 2 Day 7 完成后  
**维护者：** 开发团队  

**🎯 祝新的AI对话顺利！所有信息已梳理完毕，可以无缝衔接！** ⭐⭐⭐




