# 项目管理

> **用途：** 项目进度跟踪、计划管理、决策记录  
> **维护者：** 项目管理组  
> **最后更新：** 2025-11-07

---

## 📋 目录结构

```
08-项目管理/
├── 01-整体开发计划/        # 长期规划（季度/年度）
│   └── README.md
├── 02-里程碑规划/           # 中期规划（周/月）
│   ├── README.md
│   ├── 04-里程碑4-架构改造.md
│   └── 05-里程碑5-ASL模块开发.md
├── 03-每周计划/             # 短期跟踪（日/周）
│   ├── README.md
│   └── 周次-进度报告模板.md
├── 04-决策记录/             # 重要决策归档（ADR）
│   ├── README.md
│   ├── ADR模板.md
│   └── ADR-001-Schema隔离暂缓执行.md
└── 下一阶段行动计划-ASL启动.md  # 当前阶段行动计划 ⭐
```

---

## 🎯 当前阶段

### 下一阶段行动计划（2025-11-07 至 2025-12-06）

**核心目标：** Schema隔离 + 前端统一架构 + ASL核心功能

**四周规划：**
- **Week 1：** Schema隔离（3详细+7空）
- **Week 2：** **前端统一架构** + 后端分层 ⭐⭐⭐
- **Week 3-4：** ASL核心功能（4个LLM筛选）
- **Week 5+：** LLM网关统一 + 其他模块

**当前版本：** [下一阶段行动计划-V2.2-前端架构优先版.md](./下一阶段行动计划-V2.2-前端架构优先版.md) ⭐⭐⭐

**版本历史：**
- **V2.2版（前端架构优先）** - 2025-11-09 ⭐ 当前版本
  - 核心调整：前端架构提前到Week 2，避免返工
  - LLM网关推迟到Week 5，聚焦核心
  - 4个LLM已配置（DeepSeek/GPT-5/Claude-4.5/Qwen）
  
- **V2.1版（务实版）** - 2025-11-09
  - 核心调整：3详细+7空Schema策略
  - Just-in-time设计，避免过度设计
  
- **V2.0版（模块化架构优先）** - 2025-11-07
  - 核心调整：Schema隔离 + 独立部署架构
  
- **V1.0版（ASL启动）** - 2025-11-06
  - 初始版本：直接启动ASL开发

---

## 🚀 快速导航

### 我想...

**📋 了解项目整体规划**  
→ 查看 [整体开发计划](./01-整体开发计划/README.md)

**🎯 了解当前阶段要做什么**  
→ 查看 [下一阶段行动计划-V2.2（前端架构优先版）](./下一阶段行动计划-V2.2-前端架构优先版.md) ⭐⭐⭐

**📊 查看本周要做什么**  
→ 查看 [每周计划](./03-每周计划/README.md)

**🔍 了解某个决策为什么这样做**  
→ 查看 [决策记录](./04-决策记录/README.md)

---

**维护者：** 项目管理组  
**创建日期：** 2025-11-06  
**最后更新：** 2025-11-07
